# KIS Data Collection Migration — 진행 추적

**마지막 업데이트**: 2026-07-05 14:30 KST  
**전체 진행률**: 📊 [████░░░░░░] 5% (Phase 0/1 시작)

---

## 📋 Phase별 진행 상황

### ✅ Phase 0: 기초 설계 & 분석 (100%)

```
Timeline: 2026-07-05 11:00 ~ 14:30 (3.5시간)
```

| Task | 항목 | 상태 | 완료시각 | 검증 |
|------|------|------|---------|------|
| 0.1 | Python 코드 분석 | ✅ | 14:00 | kis_data_collection_v1.py 436줄 읽음 |
| 0.2 | .NET 현황 분석 | ✅ | 14:05 | DataCollectionService.cs 부분 구현 확인 |
| 0.3 | DB 스키마 분석 | ✅ | 14:10 | DbMigrator.cs 11개 테이블 확인 |
| 0.4 | Python 테스트 분석 | ✅ | 14:15 | test_kis_data_collection_v1.py 데이터 규칙 파악 |
| 0.5 | 마이그레이션 전략 | ✅ | 14:20 | SOLID 원칙, 과유불급 결정 |
| 0.6 | WBS 문서 작성 | ✅ | 14:30 | KIS_DATA_COLLECTION_DOTNET_MIGRATION_WBS.md 생성 |

**Phase 0 산출물**:
- ✅ WBS 문서 (22KB, 600+ 줄)
- ✅ 성공 기준 정의 (22개 체크리스트)
- ✅ 개별 Task별 테스트 케이스 명시

---

### 🔄 Phase 1: 데이터 모델 정의 (0%)

```
Timeline: 2026-07-05 14:30 ~ (예상 2시간)
계획 완료: 2026-07-05 17:00
```

#### 1.1: Core Entity Models 작성
**파일**: `src/dotnet/QuantEngine.Core/Models/`
**추정 시간**: 30분

**상태**: ⬜ 대기

**체크리스트**:
- [ ] CollectionSnapshot.cs 작성
  - [ ] Ticker (string) 필드
  - [ ] Name (string?) 필드  
  - [ ] Sector (string?) 필드
  - [ ] CurrentPrice (double?) 필드
  - [ ] Open, High, Low, Volume (double?) 필드
  - [ ] PriceStatus, OrderbookStatus, ShortSaleStatus (string) 필드
  - [ ] CollectionAsOf (string, ISO 8601) 필드
  - [ ] [JsonPropertyName] attribute 맵핑
  - [ ] Unit test: Round-trip serialization ✅
  
- [ ] PriceCollectionResult.cs 작성
  - [ ] Status (string: OK, PARTIAL, ERROR) 필드
  - [ ] SuccessCount (int) 필드
  - [ ] ErrorCount (int) 필드
  - [ ] FinishedAt (string?) 필드
  - [ ] ErrorMessage (string?) 필드

- [ ] CollectionStatusEnum.cs
  - [ ] OK = 0
  - [ ] PARTIAL = 1
  - [ ] ERROR = 2

**검증 명령**:
```bash
cd src/dotnet
dotnet build QuantEngine.Core
# 0 errors, 0 warnings
```

**테스트 명령**:
```bash
dotnet test QuantEngine.Core.Tests --filter "CollectionSnapshot*"
# ✅ All tests passed
```

**완료 기준**:
- [ ] 컴파일 성공 (0 errors, 0 warnings)
- [ ] Round-trip JSON serialization 테스트 통과
- [ ] Python 테스트 라인 22-26과 동등한 구조

---

#### 1.2: Price Source Result Model
**파일**: `src/dotnet/QuantEngine.Core/Models/PriceSourceResult.cs`
**추정 시간**: 20분

**상태**: ⬜ 대기

**체크리스트**:
- [ ] 기본 필드 (Python 라인 128-179 참조)
  - [ ] Status (string: OK, ERROR)
  - [ ] Error (string?)
  - [ ] CurrentPrice (double?)
  - [ ] Open, High, Low, Volume (double?)
  - [ ] Ask1, Bid1 (double?)
  - [ ] MicrostructurePressure (double?)
  - [ ] ShortTurnoverShare (double?)

- [ ] Raw 데이터 필드
  - [ ] CurrentPriceRaw (Dictionary?)
  - [ ] OrderbookRaw (Dictionary?)
  - [ ] ShortSaleRaw (Dictionary?)

- [ ] 소스 식별
  - [ ] Source (enum: KIS, Naver, JSON)

**테스트**:
```csharp
[Theory]
[InlineData("OK")]
[InlineData("ERROR")]
public void PriceSourceResult_WithStatus_SerializesCorrectly(string status)
{
    var result = new PriceSourceResult { Status = status, CurrentPrice = 70000 };
    var json = JsonSerializer.Serialize(result);
    var deserialized = JsonSerializer.Deserialize<PriceSourceResult>(json);
    Assert.Equal(status, deserialized.Status);
}
```

---

#### 1.3: Collection Error Model (검증)
**파일**: `src/dotnet/QuantEngine.Infrastructure/Repositories/CollectionErrorRecord.cs` (이미 있음)
**추정 시간**: 10분

**상태**: ✅ 검증 완료

**확인사항**:
- [x] Python test 라인 75-83과 일치
- [x] DB 스키마와 일치
- [x] JSON 직렬화 가능

---

#### 1.4: Collection Run Summary Model (기존 검증)
**파일**: `src/dotnet/QuantEngine.Application/Services/CollectionRunResult.cs`
**추정 시간**: 10분

**상태**: 🔄 검증 진행 중

**확인사항**:
- [ ] Python 라인 387-396 summary 구조 모두 포함 확인
- [ ] JSON 직렬화 테스트
- [ ] SourceCounts 필드 타입 확인 (Dictionary<string, int>)

---

### 🚫 Phase 2: Price Source 추상화 (대기)

```
Timeline: 2026-07-06 09:00 ~ (예상 4시간)
계획 완료: 2026-07-06 13:00
```

**상태**: ⬜ 대기 (Phase 1 완료 후 시작)

| Task | 예상 시간 | 상태 |
|------|----------|------|
| 2.1: IPriceSource 인터페이스 | 20분 | ⬜ |
| 2.2: KisApiPriceSource 구현 | 150분 | ⬜ |
| 2.3: NaverApiPriceSource (선택) | 100분 | ⏸️ |

---

### 🚫 Phase 3: 데이터 정규화 레이어 (대기)

```
Timeline: 2026-07-06 13:00 ~ (예상 3시간)
계획 완료: 2026-07-06 17:00
```

**상태**: ⬜ 대기

| Task | 예상 시간 | 상태 |
|------|----------|------|
| 3.1: DataNormalizationHelper | 40분 | ⬜ |
| 3.2: PriceDataNormalizer | 100분 | ⬜ |
| 3.3: SourcePriorityResolver | 40분 | ⬜ |

---

### 🚫 Phase 4: 컬렉션 오케스트레이터 (대기)

```
Timeline: 2026-07-07 09:00 ~ (예상 4시간)
계획 완료: 2026-07-07 14:00
```

**상태**: ⬜ 대기

| Task | 예상 시간 | 상태 |
|------|----------|------|
| 4.1: ICollectionOrchestrator | 30분 | ⬜ |
| 4.2: KisDataCollectionOrchestrator | 210분 | ⬜ |

---

### 🚫 Phase 5: 시드 데이터 파서 (대기)

```
Timeline: 2026-07-06 18:00 ~ (예상 1시간)
```

**상태**: ⬜ 대기

| Task | 예상 시간 | 상태 |
|------|----------|------|
| 5.1: GatherTradingDataParser | 60분 | ⬜ |

---

### 🚫 Phase 6: 통합 & 엔드포인트 (대기)

```
Timeline: 2026-07-07 14:00 ~ (예상 2시간)
```

**상태**: ⬜ 대기

| Task | 예상 시간 | 상태 |
|------|----------|------|
| 6.1: DataCollectionService 리팩토링 | 90분 | ⬜ |
| 6.2: API 엔드포인트 (선택) | 60분 | ⏸️ |

---

### 🚫 Phase 7: 테스트 & 검증 (대기)

```
Timeline: 2026-07-07 16:00 ~ (예상 4시간)
```

**상태**: ⬜ 대기

| Task | 예상 시간 | 상태 |
|------|----------|------|
| 7.1: Unit Tests | 120분 | ⬜ |
| 7.2: Integration Tests | 90분 | ⬜ |
| 7.3: E2E Tests | 60분 | ⬜ |

---

### 🚫 Phase 8: 코드 리뷰 & 최종화 (대기)

```
Timeline: 2026-07-08 09:00 ~ (예상 3시간)
```

**상태**: ⬜ 대기

| Task | 예상 시간 | 상태 |
|------|----------|------|
| 8.1: Code Review & Refactoring | 120분 | ⬜ |
| 8.2: 최종 검증 & 문서화 | 60분 | ⬜ |

---

## 📊 통계

### 시간 추정
```
총 예상 시간: ~24시간 (8일, 하루 3시간 기준)

Phase별:
  Phase 0: 3.5시간 ✅
  Phase 1: 1.3시간
  Phase 2: 4.3시간
  Phase 3: 3.2시간
  Phase 4: 4시간
  Phase 5: 1시간
  Phase 6: 2.5시간
  Phase 7: 4.3시간
  Phase 8: 3시간
```

### 코드 라인 예상
```
Python 원본: 436줄
C# 포팅 예상: 450-550줄 (타입 추가)
  - Models: 150줄
  - Interfaces: 50줄
  - Implementations: 250줄
  - Tests: 300줄
```

### 테스트 커버리지 목표
```
목표: ≥85% 라인 커버리지

현재: 0% (신규 작성)
최종: 85%+ (전체 신규 코드)
```

---

## 🔍 이슈 & 블록

### 현재 이슈: 없음

### 블록 사항: 없음

### 결정 대기: 없음

---

## 🎯 다음 단계

### 지금 해야 할 일 (2026-07-05 현재)

1. **Phase 1.1 시작** — CollectionSnapshot 모델 작성
   - [ ] 파일 생성: `QuantEngine.Core/Models/CollectionSnapshot.cs`
   - [ ] 필드 정의 (ticker, name, sector, prices, statuses)
   - [ ] JSON serialization 속성 추가
   - [ ] 기본 테스트 작성

2. **검증**
   - [ ] `dotnet build QuantEngine.Core` 성공
   - [ ] 기본 테스트 통과

3. **커밋**
   ```bash
   git add src/dotnet/QuantEngine.Core/Models/CollectionSnapshot.cs
   git commit -m "1.1: Add CollectionSnapshot model — JSON round-trip ✅"
   ```

---

## 📝 커밋 히스토리

### 오늘 (2026-07-05)

```
14:30 0.6: Create comprehensive WBS — 22 phases, 85+ test cases ✅
```

### 예정 (2026-07-05~09)

```
// Phase 1
17:00 1.1: Add CollectionSnapshot model — Round-trip JSON ✅
17:30 1.2: Add PriceSourceResult model — Serialization ✅
18:00 1.4: Validate CollectionRunResult — Structure check ✅

// Phase 2
13:00 2.1: Add IPriceSource interface — Contract ✅
15:30 2.2: Implement KisApiPriceSource — Python parity ✅

// Phase 3
18:00 3.1: Extract DataNormalizationHelper — Utilities ✅
19:30 3.2: Implement PriceDataNormalizer — Field mapping ✅
20:30 3.3: Implement SourcePriorityResolver — Source ranking ✅

// Phase 4
14:00 4.1: Add ICollectionOrchestrator interface — Pipeline contract ✅
16:30 4.2: Implement KisDataCollectionOrchestrator — Main pipeline ✅

// Phase 5
19:00 5.1: Implement GatherTradingDataParser — JSON parsing ✅

// Phase 6
14:00 6.1: Refactor DataCollectionService — Integration ✅

// Phase 7
16:00 7.1: Add unit tests — 85% coverage ✅
18:30 7.2: Add integration tests — E2E flow ✅
20:00 7.3: Add E2E tests — HTTP verification ✅

// Phase 8
12:00 8.1: Code review & refactoring — SOLID check ✅
14:00 8.2: Final validation & docs — Documentation ✅
```

---

## 📚 참고 문서

- **WBS**: `docs/KIS_DATA_COLLECTION_DOTNET_MIGRATION_WBS.md` (이 프로젝트의 마스터 로드맵)
- **Python 원본**: `src/quant_engine/kis_data_collection_v1.py` (436줄)
- **Python 테스트**: `tests/unit/test_kis_data_collection_v1.py` (87줄)
- **.NET 기존**: `src/dotnet/QuantEngine.Application/Services/DataCollectionService.cs`

---

## 🔗 관련 파일 링크

```
프로젝트 구조:
├── src/dotnet/
│   ├── QuantEngine.Core/
│   │   ├── Models/ (← 신규 모델들 추가)
│   │   └── Interfaces/ (← 신규 인터페이스 추가)
│   ├── QuantEngine.Application/
│   │   └── Services/ (← 신규 서비스 구현)
│   ├── QuantEngine.Infrastructure/
│   │   └── Repositories/ (← 기존 repository 활용)
│   └── QuantEngine.Web/
│       └── Endpoints/ (← 기존 엔드포인트 확장)
├── tests/
│   └── unit/ (← 신규 테스트 추가)
└── docs/
    └── KIS_DATA_COLLECTION_DOTNET_MIGRATION_WBS.md
```
