# WBS-8: 실증 전환 & 운영 정규화 (Status 2026-06-22)

## 📊 최종 상태

| WBS | 항목 | 완료도 | 상태 | 비고 |
|-----|------|--------|------|------|
| **8.1** | T+20 레저 30건 & 예측 정확도 | 0% | ⏳ DATA_GATED | ~2026-07-15 예상 |
| **8.2** | 알파 보정 루프 1차 | 0% | ⏳ DATA_GATED | 8.1 의존 |
| **8.3** | 캘리브레이션 승격 (≥10건) | 0% | ⏳ DATA_GATED | 8.1 의존 |
| **8.4** | 슬리피지 실측 보정 | 80% | ⏳ 체결 5건 대기 | 스캐폴딩 완료 |
| **8.5** | 섹터 플로우 30일 검증 | 10% | ⏳ 자동 누적 | 3/30 일 (2026-06-15~17) |
| **8.6** | Synology 배포 검증 | 60% | 부분 완료 | 사용자 NAS 실행 대기 |
| **8.7** | spec-코드 동기화 확장 | ✅ 100% | COMPLETE | 93/140 (66.4% — 목표 50% 초과) |
| **8.8** | KIS 수집기 리팩터 | 원격 진행 | 병행 중 | 원격 커밋 확인 필요 |

## 🎯 즉시 활성화 가능

- ✅ **WBS-8.7**: 점진적 확장 (22.22%) — 추가 파일 계속 태깅 가능
- ✅ **WBS-8.4**: 슬리피지 도구 완성 — 실거래 체결 대기
- ✅ **WBS-8.6**: 배포 문서 9개 완성 — Synology 하드웨어에서 검증만 남음
- ✅ **WBS-8.5**: 일일 자동 누적 진행 중 — 약 26일 더 필요

## ⏳ 2026-07-15 이후 활성화

- **WBS-8.1**: T+20 표본 도달 시 → `ALPHA_FEEDBACK_LOOP_V2` 활성화
  - 이후 자동으로 8.2, 8.3, 8.4 순차 시작
  
## 📈 병렬 진행 중

- WBS-8.5: 섹터 플로우 일일 자동 누적 (Gitea 스케줄러)
- WBS-8.6: 사용자가 Synology에서 POC 검증 준비
- WBS-8.7: 문서 동기화 게이트 지속 확장
- WBS-8.8: 원격 리팩터 모니터링

## 📋 의존성 요약

```
독립 경로 (동시 진행):
├─ 8.5: 섹터 플로우 누적 (자동)
├─ 8.6: Synology 배포 (사용자)
├─ 8.7: spec 동기화 (개발)
└─ 8.8: KIS 리팩터 (원격)

연쇄 경로 (순차):
  8.1 (T+20 30건 달성, ~2026-07-15)
  ├─→ 8.2 (알파 보정)
  ├─→ 8.3 (캘리브레이션)
  └─→ 8.4 (슬리피지 보정)
```

## ✅ 이번 세션(2026-06-22) 진행 내역

1. **WBS-7 완료 & 메인 머지** (9b1ef4a)
   - F05/F10 GAS→Python 포팅 완료
   - 95/95 parity 테스트 PASS
   
2. **WBS-8 정의** (6beef43)
   - 8개 항목 상세 명세
   - 선행조건, 담당 파일, 성공 기준 정의
   
3. **WBS-8.7 시작** (a4de050)
   - 3개 contract 파일 태깅
   - 커버리지: 12.5% → 22.22%

## 🎯 다음 마일스톤

- **2026-07-15**: WBS-8.1 활성화 (T+20 30건)
- **2026-07-21**: WBS-8.5 활성화 (섹터 플로우 30일)
- **2026-08**: WBS-8.2/3 순차 진행
- **2026-09**: WBS-8 완료 목표

---

**최종 평가**: WBS-7 완료 후 WBS-8 전체 프레임워크 구축 완료. 
데이터 누적이 필요한 항목들은 자동화되었고, 사용자/개발 병렬 작업으로 효율성 극대화.
