# WBS-9 세부 실행 계획

## WBS-9.1: GAS 마이그레이션 완결 (F14)

**현황**: F14(late_chase_risk) KEEP_IN_GAS 상태, 재검토 필요

**작업 단계**:
1. governance/gas_logic_migration_ledger_v1.yaml 재조사
2. F14 산출 경로 확인 (GAS 유일한가?)
3. 포팅 또는 최종 보류 결정
4. 필요시 parity 테스트 추가

**성공 기준**: F14 상태 결정 + 문서화

**예상 기간**: 1~2일

---

## WBS-9.2: snapshot_admin 성능 최적화

**현황**: HTTP 서버 완성, 성능 벤치마크 미실시

**작업 단계**:
1. 테이블 로드 성능 측정 도구 작성
2. 현재 성능 측정 (baseline)
3. 병목 지점 식별
4. 최적화 (캐싱/인덱싱/직렬화)
5. 성능 검증 (P99 < 2초)

**성공 기준**: P99 < 2초, 동시 10개 테이블 PASS

**예상 기간**: 2~3일

---

## WBS-9.3: 데이터 품질 강화

**현황**: NULL 컬럼 약 10개, 정책 미정의

**작업 단계**:
1. spec/12_field_dictionary.yaml 정책 추가
2. 각 컬럼의 "충전 가능 여부", "우선순위", "추정 금지" 명시
3. 자동 충전 규칙 정의
4. CI 게이트 추가

**성공 기준**: 100% 커버리지, CI 자동 검증

**예상 기간**: 1~2일

---

## WBS-9.4: 장애 대응 플레이북

**현황**: 배포 체크리스트 완성, 대응 절차 미정의

**작업 단계**:
1. 5가지 장애 시나리오 정의
   - KIS API 단절
   - Naver Cloudflare 403
   - GAS 배포 실패
   - snapshot_admin 다운
   - 데이터 수집 중단
2. 각 시나리오별 복구 절차 작성
3. RTO(복구 시간 목표) 설정
4. 모의 훈련 계획

**성공 기준**: 5가지 시나리오 모두 문서화 + RTO 설정

**예상 기간**: 2~3일

---

## WBS-9.5: 섹터 플로우 신호 신뢰도

**현황**: WBS-8.5 완료 후 데이터 누적 필요

**선행조건**: WBS-8.5 완료 (섹터 플로우 30일↑)

**작업 단계**:
1. 신뢰도 측정 도구 작성
2. 섹터별 flow_credit vs 실제 수익률 상관도 계산
3. hit_rate 계산
4. 신호 신뢰도 점수 생성

**성공 기준**: hit_rate ≥ 60% 확인

**예상 기간**: 1일 (WBS-8.5 완료 후)

---

## WBS-9.6: LLM 레이더 문서 최적화

**현황**: 160개 문서, 읽음 순서 미최적화

**작업 단계**:
1. 각 문서의 신뢰도 등급 정의
   - canonical (신뢰도 100%)
   - adapter (신뢰도 80%)
   - deprecated (신뢰도 0%)
2. 읽음 순서 맵 작성
3. 의존성 관계 명시
4. LLM 독해 오류율 측정

**성공 기준**: 오류율 50% 이상 감소

**예상 기간**: 2~3일

---

## WBS-9.7: 자동 백업 & 복구

**현황**: 데이터 누적 중, 백업 정책 미정의

**작업 단계**:
1. 백업 전략 수립
   - 일일 증분 백업
   - 주간 전체 백업
   - Synology NAS 동기화
2. 백업 도구 구현
3. 복구 절차 작성
4. 복구 시간 테스트

**성공 기준**: 99% 성공률, 복구 < 1시간

**예상 기간**: 2~3일

---

## 실행 일정

| 항목 | 난이도 | 기간 | 선행조건 |
|------|--------|------|---------|
| 9.1 | 중간 | 1-2일 | 없음 |
| 9.2 | 중간 | 2-3일 | 없음 |
| 9.3 | 낮음 | 1-2일 | 없음 |
| 9.4 | 중간 | 2-3일 | 없음 |
| 9.5 | 낮음 | 1일 | WBS-8.5 |
| 9.6 | 높음 | 2-3일 | 없음 |
| 9.7 | 중간 | 2-3일 | 없음 |

## 실행 전략

**병렬 진행 가능**: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7 (동시 진행)  
**순차 필수**: 9.5 (WBS-8.5 완료 후)  
**총 예상**: 약 14-21일 (병렬 진행)

## 시작 시점

- **2026-08-01**: WBS-9 공식 시작
- **전제 조건**: WBS-8.1 활성화 (2026-07-15)

---

**상태**: 2026-06-22 정의 완료, 2026-08-01 시작 대기
