Decision_ID,Status,Decision_or_Question,Basis,Owner,Gate,Approved_or_Due
DEC-001,APPROVED,투자자문형→Shadow→Pilot; 자동주문 OFF,v10.0·v12.2,운영사/준법,ALL,2026-08-01
DEC-002,APPROVED,알고리즘 상태 RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION,v10.0·v12.2,투자위/리스크,G4,2026-08-01
DEC-003,APPROVED,Modular Monolith+Vertical Slice; 조기 microservice 금지,v10.0,Architect,G0,2026-08-01
DEC-004,APPROVED,PIT/revision/hash/lineage와 immutable Evidence 우선,v10.0·v12.2,Data/Quant,G1,2026-08-01
DEC-005,APPROVED,매도 우선순위: impairment→survival→floor→concentration→opportunity→reentry,v12.2,투자위/Quant,G2,2026-08-01
DEC-006,APPROVED,SellRatioOfLot와 portfolio weight/core floor 단위 분리,v12.0 Delta,Quant/Architect,G2-A,2026-08-02
DEC-007,DECISION_REQUIRED,생산 OIDC/JWT 공급자와 claims mapping,자료 미지원,Security/PM,G5,미정
DEC-008,DECISION_REQUIRED,PIT 총수익·상폐·컨센서스 공급원/라이선스,자료 미지원,Data Governance/Legal,G1,미정
DEC-009,DECISION_REQUIRED,계좌·시장·venue별 Fee/Tax/FX schedule,자료 미지원,Ops/Tax/Quant,G1,미정
DEC-010,DECISION_REQUIRED,SLO/RPO/RTO와 운영 용량 기준,자료 미지원,SRE/PM,G5,미정
DEC-011,DECISION_REQUIRED,고객/계좌/상품 규모와 성능 테스트 볼륨,자료 미지원,PM/SRE,G6-A,미정
DEC-012,DECISION_REQUIRED,한국 최신 PIT 데이터 확보 범위와 재검증 일정,자료 미지원,Quant/Data,G4,미정
DEC-013,APPROVED,Lot-relative sell ratio uses CurrentLotPortfolioWeight; target security weight subtracts LotWeight×Ratio,v10/v12.1 unit-separation intent and data-consistency correction,Quant/Architect,G2-A,2026-08-02
DEC-014,APPROVED,Ordered policy trace is immutable internal decision evidence; customer view receives curated explanation,Explainability and audit delta,Quant/Compliance/Architect,G2-A/G3,2026-08-02
DEC-015,APPROVED,v12.2 preserves all six current-session attachments byte-for-byte and treats v12.1 as baseline,Non-regression source control,PM/Architect,G0,2026-08-02
DEC-016,DECISION_REQUIRED,Select production OpenAPI client generation tool and ownership,Toolchain/network approval required,BE/FE/DevOps,G3,Before S11
DEC-017,DECISION_REQUIRED,Approve .NET/PostgreSQL/pnpm runner image digests,Real build and migration evidence prerequisite,DevOps/Security,G0,Before coding start
DEC-063,DECISION_REQUIRED,자본바닥/생존 매도가 same-direction cooldown을 우회하는가,v10 우선순위는 명확하나 cooldown 예외는 첨부 근거에 명시되지 않음,투자위/리스크/Quant,G2,Before VS-10 production path
DEC-064,DECISION_REQUIRED,Hard impairment 80~100%를 어떤 증거등급/심각도로 매핑하는가,v10 범위는 80~100%; 현재 구현은 보수적으로 100%,투자위/준법/Quant,G2,Before policy parameter change
DEC-065,APPROVED,v12.2 이전 ambiguous weight context는 추정 사용하지 않고 semantics v2로 재구축한다,PIT·재현성·DECISION_REQUIRED fail-closed 원칙,Data Architect/Quant/Architect,G2-A,2026-08-02
DEC-066,APPROVED,정책·이벤트·성과지표 계약은 버전과 hash를 가진 machine-readable artifact로 관리한다,"DOC-NR-05/06, v12.1 TD-021/032",Architect/Quant/Risk,G2/G3,2026-08-02
DEC-022,APPROVED,스케줄러 자동화는 EVALUATION_ONLY/PROPOSAL_ONLY/DRILL_ONLY로 제한,v10 자동주문 OFF·v12.1 연구후보 경계,Risk/Architect,ALL,2026-08-02
DEC-023,APPROVED,모델·정책·임계값 자동 승격/변경/롤백 금지; human maker-checker 필수,모델 거버넌스와 독립검증 Gate,InvestmentCommittee/Compliance,G4/G5,2026-08-02
DEC-024,APPROVED,15분 Dispatcher + DB schedule/lease + dynamic queue 패턴,시장별 job 난립과 DST hard-code 방지,Architect/SRE,G3,2026-08-02
DEC-025,APPROVED,모델 평가 요청 시 승인 Dataset/Model/Config/Code/Contract VersionSet 동결,재현성·이력성·PIT 원칙,Data/Quant,G3,2026-08-02
DEC-026,APPROVED,성과지표는 분자/분모/평가창/집계/비용을 버전 계약으로 관리,63일 연구 통계와 연간 목표 혼용 방지,Quant/Risk,G4,2026-08-02
DEC-027,APPROVED,일/주/월/분기 평가와 revision-trigger replay를 분리,운영 부하와 증거 적시성 균형,Quant/SRE,G3/G4,2026-08-02
DEC-028,APPROVED,J21은 개선 제안만 생성하며 코드·모델·설정 파일을 수정하지 않음,바이브코딩·홀루시네이션·과최적화 통제,Architect/Quant,G4,2026-08-02
DEC-029,APPROVED,"J10/J11/J17 일, J18/J24 주, J19/J21/J22 월, J20/J23 분기 기본 cadence",v10 J10/J11 및 유지보수 운영리듬 계승,Risk/Ops,G3/G5,2026-08-02
DEC-030,DECISION_REQUIRED,평가 evidence retention/partition/archive/legal hold 기간,첨부 근거에 구체 보존기간 없음,Compliance/DBA,G5/G6-A,G5 전
DEC-031,DECISION_REQUIRED,Data/Feature/Prediction/Calibration drift metric·sample·threshold,첨부 근거는 drift 필요성만 제시하고 수치 계약 미제공,Quant/Risk,G4,J17 구현 전
DEC-032,DECISION_REQUIRED,False-exit adverse-regret의 정확한 가격·benchmark·window 정의,첨부의 연 2% 목표와 연구 CSV를 직접 동일시할 수 없음,InvestmentCommittee/Quant,G4,J10 생산화 전
DEC-033,APPROVED,"ModelOperations Dispatcher 기본 OFF, ShadowEvaluation과 별도 승인 필요",v10 안전경계+v12.5,Architect/Security,G0,2026-08-02
DEC-034,APPROVED,"J10~J30은 평가·제안·훈련만 허용, 모델/주문 자동변경 금지",v12.4+v12.5,Risk/Compliance,ALL,2026-08-02
DEC-035,APPROVED,v12.4 원본 ZIP을 immutable baseline으로 보존하고 current attachment를 직접 보존,비회귀,PM/QA,G0,2026-08-02
DEC-036,DECISION_REQUIRED,생산 OIDC/JWT provider와 claims/key rotation,첨부 미결,Security/PM,G5,D+10
DEC-037,DECISION_REQUIRED,총수익·상폐·컨센서스 source/license/SLA,첨부 미결,Data Governance/Legal,G1,D+10
DEC-038,DECISION_REQUIRED,KRX/NYSE/NASDAQ market calendar source와 운영 owner,v12.4 TD-042,Data/Ops,G1,D+10
DEC-039,DECISION_REQUIRED,Fee/Tax/FX account/venue/asset schedule,첨부 미결,Ops/Tax/Quant,G1,D+10
DEC-040,DECISION_REQUIRED,false-exit/reentry metric denominator/window,metric governance,Risk/Quant,G4,D+30
DEC-041,DECISION_REQUIRED,SLO/RPO/RTO와 volume assumptions,운영 미결,SRE/PM,G5,D+20
DEC-042,APPROVED,288 baseline WBS 보존+48 execution assurance Delta,v12.5,PM/Architect,G0,2026-08-02
DEC-043,APPROVED,직접 runtime evidence 없는 상태를 IMPLEMENTATION_TEMPLATE로 표시,신뢰성,QA/Compliance,ALL,2026-08-02
DEC-044,DECISION_REQUIRED,투자일임형 검토 개시 시점과 독립승인 체계,252일 Shadow 이후,운영사/법무/준법,G6,Shadow+252
DEC-045,APPROVED,Feature는 UI vendor를 직접 import하지 않고 adapter port만 사용,v10 Ch42 + v13 design,Architect/FE,G0,2026-08-02
DEC-046,APPROVED,T01~T10을 표준 CRUD/업무화면 타입으로 사용,v10 Ch41 + v13 delta,UX/FE/QA,MVP-A,2026-08-02
DEC-047,APPROVED,J31~J38은 evidence/proposal only이며 기본 OFF,v10/v12.5 automation boundary,Risk/Ops,ALL,2026-08-02
DEC-048,APPROVED,모델 개선은 가설→Challenger 계획→독립검증→maker-checker 순서,model governance,Investment Committee/Risk,G4,2026-08-02
DEC-049,DECISION_REQUIRED,승인된 PrimeVue theme와 디자인 토큰 시각 기준,runtime visual evidence missing,UX/Brand/FE,G0,D6
DEC-050,DECISION_REQUIRED,OpenAPI→TypeScript/Zod 생성 도구와 버전 정책,tool not selected,BE/FE Architect,G3,S2
DEC-051,DECISION_REQUIRED,Visual regression 승인 브라우저·viewport·허용차,runtime environment missing,QA/UX,MVP-B,S6
DEC-052,DECISION_REQUIRED,모델 개선가설 보존기간·법무/준법 열람 범위,retention policy missing,Compliance/Risk,G4,S10
DEC-053,APPROVED,UI Adapter contractVersion 2.0과 10 capability를 표준으로 사용,v14 Delta,FE Architect,G0,2026-08-02
DEC-054,APPROVED,"PrimeVue+AG Grid는 생산 후보, Native는 교체 검증용 reference만",과유불급·교체가능성,FE/UX,G3,2026-08-02
DEC-055,APPROVED,Feature의 PrimeVue/AG Grid 직접 import 금지,DIP·기술부채 통제,Architect,G0,2026-08-02
DEC-056,APPROVED,T01~T10 화면 ID와 v2 컴포넌트를 안정 계약으로 관리,표준화·재현성,UX/FE,MVP-B,2026-08-02
DEC-057,APPROVED,지속 모델 루프는 평가·제안까지만 자동화하고 activation은 수동 change approval,고객보호·모델리스크,Risk/Compliance,G4,2026-08-02
DEC-058,APPROVED,J39 FeedbackCycleIntegrityAudit는 기본 disabled,fail-closed,SRE/Risk,G4,2026-08-02
DEC-059,APPROVED,Feedback transition·activation decision은 append-only evidence로 보존,감사·이력성,DBA/Compliance,G4,2026-08-02
DEC-060,APPROVED,과거 생성 ZIP은 Core에 포함하지 않고 Full 패키지의 원본 첨부에만 포함,재귀 ZIP 방지,PM/DevOps,G0,2026-08-02
DEC-061,DECISION_REQUIRED,UI 접근성 자동화 도구와 visual regression 저장소 선택,v14 잔여 위험,UX/QA,G3,D10
DEC-062,APPROVED,실행하지 않은 .NET/pnpm/PostgreSQL 검증은 PASS로 표기하지 않음,홀루시네이션 통제,QA/Architect,ALL,2026-08-02
DEC-067,APPROVED,UI Adapter contract 3.0은 14개 정규화 capability를 사용하고 Feature vendor import를 금지,v10 화면계약+v14 delta,Architect/FE,G0,2026-08-02
DEC-068,APPROVED,Native provider는 계약 검증용 reference이며 생산 적격으로 간주하지 않음,과유불급,Architect/QA,G0,2026-08-02
DEC-069,APPROVED,"Server state=TanStack Query, form=vee-validate/Zod, URL=vue-router, Pinia는 session/UI preference만",v12.1 FE 기준,FE Lead,MVP-A,2026-08-02
DEC-070,APPROVED,CRUD 화면은 Idempotency-Key·If-Match·ProblemDetails·asOf/projection metadata를 표준 계약으로 사용,v10 화면/API 기준,BE/FE,G3,2026-08-02
DEC-071,APPROVED,Schedule 다음 시각은 dispatch 시각이 아니라 scheduledFor anchor에서 계산,재현성·drift 방지,BE/SRE,G3,2026-08-02
DEC-072,APPROVED,"장애 catch-up 기본은 LATEST_ONLY, 무제한 replay 금지",운영 안정성,SRE/Quant,G3,2026-08-02
DEC-073,APPROVED,평가창은 1/5/20/63/126/252 거래세션이며 calendar day 사용 금지,v10 일평가,Quant/Data,G4,2026-08-02
DEC-074,APPROVED,Metric과 Cohort 정의를 version/hash로 동결,KPI drift 방지,Risk/Quant,G4,2026-08-02
DEC-075,APPROVED,J40은 EvaluationWindowIntegrityAudit이며 기본 disabled,자동화 경계,Compliance/QA,G4,2026-08-02
DEC-076,APPROVED,BusinessHold는 기술 실패와 분리하고 blind retry하지 않음,v10 배치 기준,Ops/SRE,G3,2026-08-02
DEC-077,APPROVED,ModelFeedback transition은 시간 단조성과 immutable transition evidence를 보존,재현성·감사,Risk/BE,G4,2026-08-02
DEC-078,APPROVED,UI provider 교체는 contract/a11y/visual/perf/release evidence 승인 후 수행,교체 안정성,UX/QA,G3,2026-08-02
DEC-079,DECISION_REQUIRED,생산 시장 Calendar/Timezone source와 휴장 정정 SLA,Source 미확정,Data Governance,G1,D10
DEC-080,DECISION_REQUIRED,Metric/Cohort 최초 승인 정의와 최소표본,정량 기준 미확정,Quant/Risk,G4,S8
DEC-081,DECISION_REQUIRED,CRUD 삭제를 soft delete/reversal 중 무엇으로 적용할지 도메인별 결정,업무 규칙 미확정,Product/DBA,MVP-A,S6
DEC-082,DECISION_REQUIRED,PrimeVue/AG Grid Community 사용범위·라이선스 승인,법무 검토 필요,Legal/FE,G5,S10
DEC-083,DECISION_REQUIRED,Scheduler enqueue/mark 원자성 구현을 dispatch outbox로 승격할지,구현 선택,Architect/SRE,G3,S3
DEC-084,DECISION_REQUIRED,성능시험 고객/계좌/상품/Job 볼륨,용량 가정 미확정,PM/SRE,G6-A,S12
DEC-085,APPROVED,v16은 v15 기준선을 리셋하지 않고 Delta만 추가,v10 비회귀,PM/Architect,ALL,2026-08-02
DEC-086,APPROVED,UI Adapter contract v4와 startup provider 선택,교체가능성/안정성,FE Lead/Architect,G0,2026-08-02
DEC-087,APPROVED,"Vendor prop 전체 래핑 금지, 최소 업무의미 계약",과유불급,FE Lead/UX,G0,2026-08-02
DEC-088,APPROVED,ExecutionEnvelope의 PIT cutoff와 server VersionSet 강제,룩어헤드/홀루시네이션 방지,BE/Data,G1,2026-08-02
DEC-089,APPROVED,Scheduler lease fencing token 도입,중복/유령 worker 방지,SRE/BE,G3,2026-08-02
DEC-090,APPROVED,J41/J42 기본 disabled·EvaluationOnly,자동변경 금지,Risk/Compliance,ALL,2026-08-02
DEC-091,APPROVED,J42는 repair plan만 만들고 model/config를 변경하지 않음,업무분장,Risk/Quant,G4,2026-08-02
DEC-092,APPROVED,"Core에는 과거 ZIP 0, Full에는 직전 v15 Core ZIP 1개",재귀 ZIP 방지,Release Manager,G6,2026-08-02
DEC-093,DECISION_REQUIRED,Lease 획득/갱신 SQL과 DB clock tolerance,runtime 미실증,SRE/DBA,G3,S3
DEC-094,DECISION_REQUIRED,J41 alert threshold와 자동 abandon 여부,운영정책 미확정,SRE/Compliance,G3,S8
DEC-095,DECISION_REQUIRED,J42 late window SLA와 escalation,평가 운영정책,Quant/Ops,G4,S8
DEC-096,DECISION_REQUIRED,Metric/Cohort 승인 Owner와 version cadence,KPI 정의 거버넌스,Risk/Quant,G4,S8
DEC-097,DECISION_REQUIRED,Projection별 staleAfter/SLO/Rebuild quota,용량 미확정,BE/Data/SRE,G3,S9
DEC-098,DECISION_REQUIRED,UI visual regression 기준 해상도/허용차,QA 기준 미확정,UX/QA,G3,S6
DEC-099,DECISION_REQUIRED,OIDC provider/claims mapping,생산 인증 미확정,Security/PM,G5,S10
DEC-100,DECISION_REQUIRED,252세션 최신 한국 PIT 데이터 확보 일정,검증 공백,Quant/Data,G4,S11
