# K-ArtSell Aegis v16.0: 완전 배포 로드맵 (2026-08-11 ~ 2026-12-31)

## 🎯 최종 목표
**프로덕션 배포 & 자동 운영 (2026-11-20)**

---

## 📅 전체 일정 (4 Phases)

### Phase 1: Shadow Run (자동 진행 중)
**기간:** 2026-08-11 ~ 2026-10-31 (50-90일)  
**상태:** 🟢 자동 실행 중 (Job 3227)  
**담당:** Hangfire 자동화

**산출물:**
- ✅ 252+ 트레이딩 데이 검증 (자동)
- ✅ PBO (Probability of Backtest Overfit) 메트릭
- ✅ DSR (Daily Sharpe Ratio) 메트릭
- ✅ OOS (Out-of-Sample) 분석
- ✅ Crash Recovery 검증 (4/4 시나리오)

**진행 상황:**
```
08-11: Phase 1 시작
08-11~10-31: 50-90일 자동 실행
10-31: 예상 완료 (조정 가능)
```

---

### Phase 2: 증거 수집 & 검증 (예상 11-01 ~ 11-15)
**기간:** ~15일  
**상태:** ⏳ 대기 중 (Phase 1 완료 대기)  
**담당:** 엔지니어링 팀

**작업 항목:**
```
□ PBO 메트릭 검증 (< 20% threshold)
□ DSR 메트릭 검증 (> 0.5 threshold)
□ OOS 드리프트 검증 (< 2.5% threshold)
□ Crash Recovery 로그 분석
□ 감시 이벤트 로그 검토 (DEBT-014/029)
□ 최종 기술부채 검토 (quarterly 20%)
□ Phase 1 전체 리포트 작성
```

**산출물:**
- 최종 증거 보고서
- PBO/DSR/OOS 검증 결과
- 기술부채 20% 결제 확인
- Production Sign-Off 문서

---

### Phase 3: 프로덕션 배포 (2026-11-20 예상)
**기간:** ~1-2일  
**상태:** ⏳ 대기 중  
**담당:** DevOps + 엔지니어링

**배포 작업:**
```
□ kartsell.taxbaik.com 배포 준비
□ 데이터베이스 마이그레이션 (0041 포함)
□ Environment 설정 (API keys, secrets)
□ Nginx 설정 (reverse proxy)
□ SSL 인증서 갱신
□ 부하 테스트 (sandbox)
□ Smoke 테스트 (production)
□ 배포 실행
□ 배포 후 검증 (모니터링 3일)
```

**산출물:**
- 배포 체크리스트
- 배포 후 모니터링 결과
- 프로덕션 상태 보고서

---

### Phase 4: 운영 & 모니터링 (2026-11-20 ~ 2026-12-31+)
**기간:** 무한 (지속 운영)  
**상태:** ⏳ 대기 중  
**담당:** SRE 팀

**월별 작업:**
```
11월 (배포 후 3주):
□ 안정성 모니터링 (SLA 99.5%)
□ 성능 메트릭 수집
□ 사용자 피드백 수집
□ 긴급 버그 패치

12월:
□ 기술부채 월별 20% 결제
□ Q4 성과 리뷰
□ Q1 2027 계획 수립

2027+:
□ Continuous Deployment
□ A/B 테스트 (새 모델)
□ 자동 모델 승격 (threshold 시)
□ 월별 기술부채 관리
```

**모니터링 항목:**
```
□ Model Drift (OOS, PBO, DSR)
□ Data Quality (duplicate detection, reconciliation)
□ System Health (99.5% SLA, response time)
□ Cost Analysis (infrastructure, API usage)
□ Business Metrics (advisory effectiveness)
```

---

## 📊 마일스톤 타임라인

```
2026-08-11
│
├─ Phase 1 START (Job 3227)
│  └─ Automatic execution for 50-90 days
│
2026-10-31 (예상)
│
├─ Phase 1 COMPLETE
│  └─ PBO/DSR/OOS evidence ready
│
2026-11-01 ~ 11-15
│
├─ Phase 2: Evidence Verification
│  └─ All thresholds verified
│
2026-11-20
│
├─ Phase 3: PRODUCTION DEPLOYMENT
│  └─ kartsell.taxbaik.com live
│
2026-11-20 ~ 12-31
│
└─ Phase 4: Monitoring & Operations
   └─ Monthly debt paydown (20%)
```

---

## 🎯 성공 기준

| 단계 | 기준 | 검증 방법 |
|------|------|---------|
| **Phase 1** | 252+ trading days, all metrics ready | Job 3227 logs |
| **Phase 2** | PBO<20%, DSR>0.5, OOS<2.5% | Analysis report |
| **Phase 3** | Deployment successful, 99.5% SLA | Monitoring dashboard |
| **Phase 4** | Monthly 20% debt paydown, no P1 incidents | Git log, alerts |

---

## 🚀 의존성 분석

```
Phase 1 (자동)
    ↓ (50-90일 자동 실행)
Phase 2 (증거 수집)
    ↓ (검증 완료)
Phase 3 (배포)
    ↓ (배포 성공)
Phase 4 (운영)
    ↓ (지속 진행)

병렬화 불가:
- Phase 1 완료 없이 Phase 2 불가
- Phase 2 검증 없이 Phase 3 불가

빠른 경로 가능:
- Phase 1 조기 완료 → 배포 앞당김
```

---

## ⚠️ 리스크 & 완화 전략

| 리스크 | 확률 | 영향 | 완화 |
|--------|------|------|------|
| Phase 1 기간 초과 | 중 | 배포 지연 | 주간 진행 모니터링 |
| PBO 임계값 미충족 | 저 | 배포 불가 | 모델 재조정 계획 |
| 배포 중 장애 | 저 | 서비스 중단 | 롤백 계획, sandbox 테스트 |
| 기술부채 누적 | 중 | 유지보수 비용 | 월별 20% 결제 강제 |

---

## 📋 다음 체크포인트

```
매주 금요일 (또는 필요시):
- Phase 1 진행률 확인 (Job 3227 로그)
- 이슈 식별 및 계획 조정

2026-10-20 (예상):
- Phase 1 완료 예측 검증
- Phase 2 준비 시작 (팀 할당)

2026-11-01:
- Phase 2 공식 시작
- 증거 수집 병렬화

2026-11-15:
- Phase 3 배포 승인 (또는 지연 결정)

2026-11-20:
- 프로덕션 배포 (또는 재일정)
```

---

**Document Version:** 1.0  
**Last Updated:** 2026-08-11  
**Owner:** Engineering Team  
**Status:** ACTIVE
